وعده عجیب درباره مسکن مهر شهرهای جدید

در ۱۰۴ روز منتهی به ۲۳ فروردین ۹۳ مسکن مهر شهرهای جدید ایران ۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که با توجه به این مسئله وعده وزیر راه و شهرسازی برای بهره برداری از ۹۰ درصد مسکن مهر شهرهای جدید در سال ۹۳ دست نیافتنی به نظر می رسد.

کد خبر: ۳۴۶۸۶

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۳

به گزارش شهداي ايران به نقل از تسنیم، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران اوایل دیماه سال گذشته در نشست خبری اعلام کرد پیشرفت پروژه‌های مسکن مهر ۱۹ شهر جدید کشور حدود ۷۰ درصد است.

البته بر اساس جدولی که همان روز در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جدید ۶۹ درصد بود، یعنی یک درصد کمتر از رقم اعلامی معاون وزیر.

به هر حال از آن تاریخ ۳ ماه و چهار روز می‌گذرد و روز گذشته وزیر راه و شهرسازی در جمع مدیران شهرهای جدید کشور از پیشرفت ۷۲ درصدی مسکن مهر این شهرها خبر داد و گفت: « بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید با پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصد در دست اجراست که این واحدها از محل تسهیلات بانکی وآورده متقاضیان احداث و تکمیل می شوند.»

آخوندی افزود: «در سال ۹۳ هدف گذاری شده است تا ۹۰ درصد پروژه مسکن مهر در شهرهای جدید به بهره‌برداری برسد و بقیه در اوایل سال ۹۴ انجام خواهد شد.»

با توجه به آنچه که در سطرهای بالا آمد پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جدید از ۸ دیماه سال گذشته تا ۲۳ فروردین امسال ۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، یعنی تقریبا هر ماه یک درصد.

از سوی دیگر تا پایان سال حدود ۱۱ ماه باقیمانده و با توجه به رزومه وزارت راه و شهرسازی، نمی‌توان چندان به وعده‌های وزیر راه و معاونش برای بهره‌برداری از ۹۰ درصد پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جدید چندان امیدوار بود. چراکه در شش ماه اول فعالیت دولت یازدهم تخصیص اعتبار به پروژه‌های مسکن مهر با کاهش ۶۰ درصدی از میانگین ماهانه ۸۰۰ میلیارد تومان (در دولت دهم) به ماهانه ۳۵۰ میلیارد تومان کاهش یافت.

با توجه به عدم تزریق منابع مالی مورد نیاز و البته مصائب مربوط به خدمات زیربنایی، بهره‌برداری از ۹۰ درصد واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید در سال ۹۳ دست نیافتنی به نظر می‌رسد.