پایان تعمیرات اساسی فاز ۱۴ پارس جنوبی

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس از پایان تعمیرات اساسی سکوهای گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی و بهره‌برداری مجدد از این سکوها خبر داد.

کد خبر: ۲۵۹۹۰۰

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۱

به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس،‌در راستای تولید پایدار گاز از مخازن پارس جنوبی،‌تجهیزات سکوهای سرچاهی نیاز به تعمیران اساسی دارد و این تعمیرات در فصل غیر پیک مصرف انجام می‌شود.
در این زمینه شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد، علیرضا سرمدی با اشاره به برنامه‌ریزی برای انجام تعمیرات اساسی در ۳۵ سکوی گازی پارس جنوبی، گفت: تعمیرات اساسی سکوهای گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی در مجموع با صرف ۸ هزار و ۲۵۰ نفر ساعت کار ایمن و مشارکت تیم‌های تخصصی و پشتیبانی تعمیرات و بهره‌برداری با موفقیت پایان یافت.
وی  به اجرای یک‌هزار و ۱۳۰ دستور کار تعمیراتی در سکوهای گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: مطابق بازرسی‌های صورت گرفته در برنامه تعمیراتی سکوهای  SPD14A و SPD14C، دستورکارهایی نظیر بازرسی، شستشو و جوشکاری مخازن، کالیبراسیون شیرهای کنترل فشار، بازرسی و تست سیستم کنترل سکو، تعویض کارت‌های برق اضطراری، بازرسی و تعویض جرقه‌زن فلر  و تعویض خط ۲ اینچ خروجی پساب سکوها با موفقیت انجام شد.
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اجرای دستورکارهای تعمیرات پیشگیرانه به‌صورت همزمان با تعمیرات اساسی سالانه، اظهار کرد: نقطه عطف این تعمیرات، پروژه جداسازی و تعویض خم (Bend) خط لوله ۳۲ اینچ سکوی ۱۴ آلفا(SPD14A) بود که به‌عنوان یکی از سنگین‌ترین و حساس‌ترین عملیات‌های تعمیراتی سال جاری با موفقیت به سرانجام رسید.
سرمدی با بیان اینکه این عملیات پس از انجام توپکرانی هوشمند و شناسایی خوردگی در خط لوله توسط واحد بازرسی در دستور کار قرار گرفت، افزود: با توجه به وجود سیال گازی و مایعات موجود در خط لوله انتقال گاز، بعد از تخلیه فشار و ایمن‌سازی محیط، زانوی معیوب بریده شد و قطعه جایگزین، پس از گذراندن مراحل کنترل کیفیت از سوی واحدهای مهندسی و بازرسی فنی عملیات و انجام تست‌های فنی در بخش خشکی، به همراه رابط شیرهای موتوری پیگ لانچر سکو، طی ۶ روز کاری و در دو شیفت شبانه روزی تعویض شد.
وی با بیان اینکه سکوهای گازی یاد شده پس از تکمیل تعمیرات اساسی، راه‌اندازی و مجددا در مدار تولید قرار گرفتند، گفت: در حال حاضر نیز برنامه تعمیرات اساسی سکوهای دریایی فاز ۱۲ پارس جنوبی در جریان است و مطابق برنامه ریزی صورت گرفته،  هر سکوی گازی به طور متوسط حدود ۷ تا ۱۰ روز مورد پایش و تعمیر قرار می‌گیرد‌.
بر اساس این گزارش شرکت نفت و گاز پارس با انجام بازرسی‌های سالانه در سکوهای گازی پارس جنوبی و اجرای دستورکارهای تعمیرات اساسی و تعمیرات پیشگیرانه، برای  تولید حداکثری و پایدار انرژی مورد نیاز کشور به ویژه در نیمه دوم سال، آماده می‌شود.